第 4 頁，共 8 頁 |

2. ### 追蹤成本 更新活動 專案計劃包含里程碑、活動、摘要活動及子專案。 專案計劃中的每個活動都指派了資源。您將會學到如何檢視及追蹤這些資源的工時。首先要更新活動。 按一下「專案 (Project)」標籤上的「計劃 (Plan)」，以檢視「專案計劃」。 「目前檢視 (Current View)」下拉式功能表選項可讓您篩選專案計劃資訊。選取「活動 (Activities)」，只檢視專案活動。
   「活動檢視 (Activities View)」指令
3. 在「活動 (Activities)」表格的「動作 (Actions)」欄位中，按一下「請參見動作 (See Actions)」連結，以顯示專案活動的「動作 (Actions)」功能表。選取「更新 (Update)」。
   「專案分析動作功能表 (Project Activity Actions Menu)」
   「更新活動 (Update Activity)」視窗會出現。
   「更新活動 (Update Activity)」視窗
您可以從「更新活動 (Update Activity)」視窗更新資源與狀況，讓您標明工時和成本。接下來，我們將要更新資源和報告這些資源的工時。

請在此按一下，即可前往下一頁...