第 7 頁，共 16 頁 | 上一頁 | 下一頁

### 管理活動 將可交付項目與活動連結 Windchill ProjectLink 允許「專案經理」建立交付項目與活動的關聯。 與活動相關聯的交付項目通常代表特定活動的輸出。 在預設的狀況下，關聯的交付項目中的某些資訊會自動更新至活動，或與活動連結。 如果專案配置為「將可交付項目與專案活動連結 (Link Deliverables with Project Activities)」，「專案經理」就只能建立單一 交付項目與活動關聯。 活動和交付項目的連結，會使它們共用「狀況 (Status)」、「完成 (Done)」，以及「預估的完成日期 (Estimated Finish)」。 這表示這些欄位的值可以在活動或交付項目中更新，且另一方會自動反映該變更。 若要將交付項目與活動連結，請： 確定專案已配置為「將可交付項目與專案活動連結 (Link Deliverables with Activities)」 瀏覽至適當之專案中的「計劃 (Plan)」頁面 開啟所要之活動的「詳細資訊 (Details)」頁面 選擇「建立交付項目 (Create Deliverable)」 附註： 您也可以建立現有的交付項目與活動的關聯。 請參閱〈管理交付項目〉教學課程，以取得更詳細的資訊。 在此範例中，Michelle Meadows 將交付項目與 Review Gear & Plow Specification 活動連結。 由於交付項目與活動已連結，所以該交付項目之「預估的完成日期 (Estimated Finish)」會繼承活動中的值。
從活動詳細資訊頁建立交付項目
與活動連結之預估的完成日期
與活動連結的單一交付項目
交付項目圖示表示已連結的交付項目
接下來我們要學習如何將多個交付項目與活動建立關聯。

請在此按一下，即可前往下一頁...