第 5 頁，共 16 頁 | 上一頁 | 下一頁

### 管理活動 組織活動 一般而言，專案計劃包含數個活動。 「專案經理」可以使用兩種方式來組織與關聯活動： 您可以分階層組織活動，其中子項活動會自動更新父項的完成 % 和狀況，或摘要活動。 使用前置任務即可建立某活動與其他活動的關係，這代表在其他特定的活動 (一或多個活動) 尚未完成之前，該活動無法開始。 在此範例中，Michelle Meadows： 將活動分組成邏輯階層 在活動之間設定適當的前導關係 Michelle 使用「計劃 (Plan)」頁面的「縮排 (Indent)」動作，來建立活動的階層。 在此範例中，Design Metal Components 活動是摘要活動，其中狀況、完成 % 和預估的完成日期均會自動更新。
縮排動作
活動階層
接下來我們要學習如何設定前導關係。
附註：
若要變更「計劃 (Plan)」頁面上活動的順序，請選取您要移動之活動的「請參見動作 (See Actions)」，然後選擇「移動到 (Move To)」或「插入 (Insert)」。

請在此按一下，即可前往下一頁...