第 2 頁，共 8 頁 |

### 建立計劃 更新專案開始日期 在「專案清單 (Projects List)」頁面上，計劃開始日期是「我的專案 (My Projects)」表格中所有專案活動的預設開始日期。如果活動受到階層關係的限制，或受到優先順序或日期的限制，可能會覆蓋預設日期。 「專案經理」可以更新「預估開始日期 (Estimated Start Date)」，使其更為準確。 若要修改「預估開始日期 (Estimated Start Date)」，請選取所要之專案的「請參見動作 (See Actions)」連結。從「專案動作 (Project Actions)」功能表按一下「更新 (Update)」。
「專案動作功能表 (Project Actions Menu)」中的「更新 (Update)」選項
「更新專案 (Update Project)」精靈即會出現，如下所示：
「更新專案 (Update Project)」精靈
若要變更日期，請按一下行事曆圖示 (在「預估開始日期 (Estimated Start)」欄位底下)。 若要檢視專案計劃的持續時間，請注意剪貼簿圖示 (「持續時間 (Duration)」欄位的右邊) 上是否有覆蓋一個「=」等號。如果有，表示會自動更新各計劃活動的持續時間，自動計算專案計劃的持續時間。 「專案經理」可以選擇是否要在「截止日期 (Deadline)」欄位中輸入專案完成的截止日期。此值不會從計劃完成日期自動更新，而是一個固定值，代表必須完成專案的關鍵日期。另外，也可以設定訂閱，以便如果或當超過截止日期時傳送通知。 按一下「確定 (OK)」。專案的「計劃 (Plan)」頁面會以最新的資訊進行重新整理。
初始的「專案計劃 (Project Plan)」頁面
接著請將「目前檢視 (Current View)」值設定為「計劃階層 (Plan Hierarchy)」，以準備下一個步驟。

請在此按一下，即可前往下一頁...