第 4 頁，共 15 頁 |

### 管理里程碑 檢視里程碑詳細資訊 按一下專案表格中的里程碑名稱，以顯示「詳細資訊 (Details)」頁面。
「詳細資訊 (Details)」頁面
「詳細資訊 (Details)」頁面會顯示每個里程碑的相關資訊。查看「詳細資訊 (Details)」頁面時，應該可以輕易識別關於里程碑的下列資訊： 擁有者 (Owner) – 每個里程碑有一位擁有者。擁有者是負責確保里程碑完成的專案成員。 狀態 (State) 截止日期 (Deadline) 前置任務 (Predecessors) 與後續任務 (Followers) – 可以標明里程碑的前置任務與後續任務活動，但是不能在里程碑底下定義子項活動。從 Microsoft Project 匯入的計劃中，如果包含具有子項活動或持續時間值不是零的里程碑，則里程碑將會轉換為 ProjectLink 中的摘要活動。 完成百分比 (Percent Done) 和狀況 (Status) – 里程碑的健全狀況與完成百分比可以手動輸入，也可以利用關聯的交付項目計算。這個範例中的 符號表示這些值是自動計算的。 風險 (Risk) 持續時間 (Duration) – 這項資訊包含實際與預估的開始日期、持續時間和完成日期。

請在此按一下，即可前往下一頁...