第 8 頁，共 16 頁 | 上一頁 | 下一頁

### 管理活動 建立多個交付項目與活動的關聯 如果沒有為專案選取「將可交付項目與專案活動連結 (Link Deliverables with Project Activities)」，「專案經理」就可以建立多個交付項目與活動的關聯。 在此例中： 活動的「完成 % (% Done)」 不會與關聯的交付項目連結。 在預設的狀況下，活動的「狀況 (Status)」會從關聯的交付項目之狀況自動更新。 這可以手動覆蓋。 在預設的狀況下，活動的「預估的完成日期 (Estimated Finish)」會與完成日期最遙遠之交付項目的「預估的完成日期 (Estimated Finish)」連結。 這可以手動覆蓋。 在此範例中，Michelle Meadows 建立了兩個與 Supplier - Rubber Components 專案中 Review Design 活動相關之交付項目的關聯。 活動的「預估的完成日期 (Estimated Finish)」就成為完成日期最遙遠之交付項目的「預估的完成日期 (Estimated Finish)」。 「建立交付項目 (Create Deliverable)」動作會維持可用，以便建立其他交付項目與活動的關聯。 在「計劃 (Plan)」頁面上，會有一個特殊的圖示，用來表示該活動有多個交付項目與其相關聯。
預估的完成日期最遙遠的活動
建立交付項目的動作維持可用
多個交付項目的圖示
接下來我們要學習活動的擁有者和資源如何識別指派給他們的活動。

請在此按一下，即可前往下一頁...