第 11 頁，共 16 頁 | 上一頁 | 下一頁

### 管理活動 管理交付項目有連結的活動 在專案中如果選取了「將可交付項目與專案活動連結 (Link Deliverables to Project Activities)」，且交付項目與活動連結之後，就可共用狀況、完成 %，以及預估的完成日期的值。 這表示可以在活動或交付項目中更新這些值，而新的值會自動反映到另一邊。 在此範例中，Steve Jackson (Review Gear & Plow Specification 活動的擁有者) 更新了活動並變更了其狀況。
有連結時，更新活動即會更新交付項目
活動和交付項目的完成 % 與狀況是相同的
Steve 稍後更新了交付項目，即變更了 Gear & Plow Specification 的預估的完成日期。 這個變更會自動反映到 Review Gear & Plow Specification 活動。
活動的預估的完成日期
更新交付項目
已連結預估的完成日期，所以活動會自動更新
接下來我們要學習如何管理沒有配置將可交付項目與專案活動連結的活動。

請在此按一下，即可前往下一頁...