第 13 頁，共 15 頁 |

### 管理里程碑 使用檢視 您可以使用預先定義的篩選器快速將「專案計劃」表格排序，這些篩選器稱為檢視。專案計劃的預設檢視是計劃階層。這個檢視會顯示包含里程碑的一般專案工作細分結構。您也可以選擇顯示另外一種檢視，這種檢視只包含專案里程碑，或只包含您負責的專案里程碑。Windchill ProjectLink 會記住您選擇的任何計劃檢視，並在您下次使用「計劃 (Plan)」頁面時顯示該檢視。 若要變更檢視 在「專案計劃 (Project Plan)」頁面上，從「目前檢視 (Current View)」清單中選取一個檢視。 「檢視選項」如下： 計劃階層 (Plan Hierarchy) — 顯示包含里程碑的一般專案工作細分結構。 活動 (Activities) — 只顯示專案計劃表格中的活動。 我的活動 (My Activities) — 顯示專案計劃表格中您所負責的活動。 我的里程碑 (My Milestones) — 顯示您所負責的里程碑。 已完成的項目 (Completed Items) — 只顯示已完成的項目。 未完成的項目 (Uncompleted Items) — 只顯示未完成的項目。 過期的項目 (Overdue Items) — 只顯示過期的項目。 未共用的項目 (Items Not Started) — 只顯示尚未開始的項目。 具有風險的項目 (At Risk Items) — 只顯示具有風險的項目。

請在此按一下，即可前往下一頁...