第 3 頁，共 8 頁 |

### 建立計劃 加入最上層摘要活動 現在我們將要建立計劃的第一個摘要活動。 從「專案計劃 (Project Plan)」表格工具列上選取「建立摘要 (Create Summary)」圖示。 定義最上層摘要活動是一個很好的習慣。其他計劃活動都是在其下定義。這個最上層摘要活動提供專案整體狀況的立即自動更新。
「建立摘要活動 (Create Summary Activity)」精靈
在「建立摘要活動 (Create Summary Activity)」精靈中輸入值。除非明確指定活動的開始日期，否則開始日期是繼承自整體計劃的開始日期。在此範例中，「預估開始日期 (Estimated Start)」欄位是空白的；計劃開始日期是預設值。 「截止日期 (Deadline)」欄位對摘要活動而言，也是選擇性的。如果輸入「截止日期 (Deadline)」，您可以訂閱已逾期事件，以便在已經過固定日期，但是活動並未完成時收到通知。摘要活動的完成日期會根據摘要相依關係的計劃或實際完成日期自動決定。 按一下「確定 (OK)」。專案的「計劃 (Plan)」頁面現在已包含新的資訊。請注意，活動的「開始 (Start)」日期等於專案的開始日期。
已更新的計劃頁面

請在此按一下，即可前往下一頁...