上一頁 | 第 7 頁，共 9 頁 | 下一頁

更新活動，承上頁
「狀況 (Status)」由「無法使用」更新為「綠色」，表示此活動的正面健全狀況，而「實際的工時 (Actual Effort)」則更新為 16 小時。 活動「完成 (Done)」百分比值是按「實際的工時 (Actual Effort)」(時數) 和計劃或「預估的工時 (Estimated Effort)」(時數) 的比例計算，並在此對話方塊中顯示套用進一步變更之前計算出來的值。 一旦「預估的工時 (Estimated Effort)」等於「實際的工時 (Actual Effort)」，活動就視為已完成（並且會在專案「計劃 (Plan)」頁面中顯示為已完成）。如果「實際的工時 (Actual Effort)」超出「預估的工時 (Estimated Effort)」，則會顯示以下警告訊息：
預估的工時警告
完成這些整體活動變更作業後，請按一下「確定 (OK)」。「計劃 (Plan)」頁面上的活動健全「狀況 (Status)」與「完成 (Done)」百分比值應會更新，而此修改活動的父摘要活動應會反映其子活動的自動更新值。 附註：雖然我們沒有討論「步驟 4 標明風險」，但還是要提醒您，可以從嚴重性範圍下拉式清單中更新風險以反映某個風險值。專案成員與經理可以篩選物件，只顯示風險「高」或「非常高」的物件，以協助其專心注意管理風險。

上一頁 | 首頁 | 下一頁