第 12 頁，共 16 頁 | 上一頁 | 下一頁

### 管理活動 管理交付項目沒有連結的活動 在專案中如果沒有選取「將可交付項目與專案活動連結 (Link Deliverables to Project Activities)」，就可以將多個交付項目與活動相關聯。 不過，「完成 (Done)」、「狀況 (Status)」以及「預估的完成日期 (Estimated Finish)」等的管理會有所不同： 針對活動以及每個與活動相關聯之交付項目的「完成 (Done)」，必須分別輸入。 「完成 (Done)」的值不會以任何方式連結。 活動的「狀況 (Status)」會使用封閉式演算法，從每個交付項目的「狀況 (Status)」自動更新來計算。 不過，若有需要，活動擁有者可以覆蓋計算的值。 活動的「預估的完成日期 (Estimated Finish)」會從完成日期最遙遠之交付項目的「預估的完成日期 (Estimated Finish)」來計算。 不過，若有需要，活動擁有者可以覆蓋計算的值。 在此範例中，Design Tread 的「狀況 (Status)」會根據關聯之交付項目的「狀況 (Status)」來計算。 「狀況 (Status)」會使用封閉式演算法來計算，這表示自動更新到活動的狀況會是最壞的狀況。 在此例中，與 Tread Specification 交付項目相關聯的黃色狀況，會成為活動的狀況。 另外，也會計算「預估的完成日期 (Estimated Finish)」。 2 月 26 日 (Feb 26) 是 Tread Specification 交付項目的預估的完成日期。 這是兩個交付項目的「預估的完成日期 (Estimated Finish)」之間，較晚的日期。 請注意「狀況 (Status)」和「預估的完成日期 (Estimated Finish)」旁邊的圖示。 此圖示表示這些欄位的值是計算的值。
從交付項目自動更新狀況和預估的完成日期
在此範例中，Michelle Meadows 覆蓋活動的「狀況 (Status)」，並將狀況設為綠色。 一旦「狀況 (Status)」被覆蓋之後，就會在活動的詳細資訊頁上顯示另一個圖示，用來表示「狀況 (Status)」的值不再是計算的值。 如果 Michelle 希望將「狀況 (Status)」的值恢復為計算的值，她只要更新活動即可。
針對活動覆蓋計算的狀況
活動的狀況不再從交付項目的狀況來計算
還原為計算活動的狀況
接下來我們要學習如何管理有追蹤成本的活動。

請在此按一下，即可前往下一頁...