第 4 頁，共 6 頁 |

### 匯入計劃 將 Microsoft Project 2000 實體對應到 Windchill ProjectLink 物件 以下是使用「計劃 (Plan)」頁面的「在 MS Project 中編輯 (Edit in Microsoft Project)」選項啟動之 Microsoft Project 計劃的範例。
Microsoft Project 2000 檔案
以下是上面的 .mpp 檔案的幾個範例欄位，以及這些欄位如何對應至 Windchill Project 物件： 「狀況 (Status)」- ProjectLink 中的健全狀況在 Microsoft Project 裡是「Text24」欄位 「完成 % (% Done)」- 這是 Microsoft Project 中的「工作完成 % (% Work Complete)」 「持續時間 (Duration)」- 這是 Microsoft Project 的「持續時間 (Duration)」欄位。所有持續時間在 Windchill ProjectLink 裡會轉換為最近的一天。 「前置任務 (Predecessors)」- 這是 Microsoft Project 的「前置任務 (Predecessor)」欄位。Windchill ProjectLink 中只支援完成至開始前置任務關係。 「擁有者 (Owner)」- 這是 Microsoft Project 的「聯絡人 (Contact)」欄位。Microsoft Project 中的「資源」與「任務」擁有者 (聯絡人) 會按姓名或電子郵件地址與 ProjectLink 裡的「專案團隊成員」或「資源」配對。如果未指定擁有者，擁有者就是啟動匯入動作的使用者。 「資源名稱 (Resource Names)」- 「資源 (Resources)」欄位是 Microsoft Project 的「資源名稱 (Resource Names)」欄位。其行為請參閱上面的說明。如果資源名稱在 ProjectLink 中沒有相符的名稱，會在 Windchill ProjectLink 裡的名稱附加一個底線和一個問號「_?」。您可以在修改專案團隊時使用「取代使用者 (Replace User)」指令，以標明替代的資源。 最後，Windchill ProjectLink 支援物料、配備、設備及人員資源類型。Windchill ProjectLink 中支援的資源資訊包括： 標準費率 最大利用率 單次使用成本 Windchill ProjectLink 中「不」支援的資源資訊包括： 資源行事曆 加班費率 標籤 代碼

請在此按一下，即可前往下一頁...