第 5 頁，共 8 頁 |

1. ### 追蹤成本 更新資源及報告工時 您已經學過如何顯示專案計劃的「更新活動 (Update Activity)」視窗。接下來，將要更新資源及報告已經完成的工時。 在「更新活動 (Update Activity)」視窗中，選取步驟 2「標明資源 (Identify Resources)」，將資源指派到選取的活動。使用「加入 (Add)」和「移除 (Remove)」按鈕，建立您的所選資源清單。
   「標明資源 (Identify Resources)」頁面
2. 選取了所要的資源後，請按一下步驟 4「更新狀況 (Update Status)」，以報告所選資源的工時。 「狀況 (Status)」頁面會顯示已完成或「已完成 (Done)」之工作的百分比，以及活動的預估和實際工時時數。如果實際工時超過預估工時，會自動將預估工時設定成等於實際工時。 報告為「已完成 (Done)」之工作的百分比計算方式，是以實際工時除以預估工時。
   「更新狀況 (Update Status)」視窗
3. 您可以在活動的整個持續時間調整資源的「預估的工時 (Estimated Effort)」和「實際的工時 (Actual Effort)」值。在這個範例中，我們將「實際的工時 (Actual Effort)」從 0.0 變更為 5.0 小時。按一下「確定 (OK)」套用您輸入的值。
   變更實際工時後的狀況
4. 這些更新也會在「專案計劃 (Project Plan)」頁面上反映。請參閱「活動 (Activities)」表格中的「已完成 (Done)」欄位，檢視此一資訊。
   「活動 (Activities)」表格中的「已完成 (Done)」欄位反映工時和狀況
您已經更新活動資源與狀況資訊，也在專案計劃的「活動 (Activities)」表格中檢視了狀況資訊。

請在此按一下，即可前往下一頁...