第 3 頁，共 6 頁 |

### 追蹤排程 計劃階層檢視 「計劃階層 (Plan Hierarchy)」是「計劃 (Plan)」頁面上的預設「目前檢視 (Current View)」設定。
計劃階層檢視
計劃階層檢視中，會顯示專案排程所有元素的開始與完成日期。開始與完成日期是根據專案開始日期、活動持續時間及前置任務關係計算。 時間表資訊包含從專案開始到完成的各階段，以及每個階段的完成百分比。階段的範例有：「簽署所有規格」和「核准設計」。時間表中的每個階段都加上超連結，以顯示該特定項目的詳細資訊、里程碑交付項目及參考。 「專案計劃 (Project Plan)」表格包含每個計劃項目的 ID 和名稱。另外還會顯示狀況、完成百分比、開始與完成日期、持續時間及擁有者。 針對「專案計劃 (Project Plan)」表格中的任一個項目，可以使用 圖示選擇將它加入至時間表。 或者，可以選取 圖示，建立該計劃項目的里程碑。 我們已經討論了「計劃階層 (Plan Hierarchy)」檢視中的資訊。接下來要學習如何更新資訊。

請在此按一下，即可前往下一頁...