第 6 頁，共 16 頁 | 上一頁 | 下一頁

### 管理活動 設定前導關係 分階層組織專案之後，Michelle 會在活動之間設定前導關係。 Windchill ProjectLink 支援「完成到開始」的優先順序關係，這表示「專案經理」可以將活動定義為必須等候其他特定活動均完成之後，才能開始。 在此範例中，若要開始 Review & Finalize Design 活動，就必須先完成 Design Gears 和 Design Plow 活動。 若要建立此關係： 更新 Review & Finalize 活動 選取前置任務活動
從動作功能表選取更新
在更新活動精靈中選擇選取
如此一來，即建立了 Review & Finalize Design 和 Design Gears 及 Design Plow 之間的前導關係。 由於此活動得在其他兩個活動均已完成之後才能開始，所以 Design Metal Components 的「持續時間 (Duration)」和「完成 (Finish)」均已更新來反映。
前導關係
接下來我們要學習如何建立交付項目與活動的關聯。

請在此按一下，即可前往下一頁...