第 6 页 (共 16 页) | 前一页 | 下一页

### 管理活动 设置先例关系 计划现已组织到层级中，Michelle 要在活动之间设置先例关系。Windchill ProjectLink 支持完成后开始的优先级关系，即，项目经理可以定义只有在其它活动完成后才能开始某一活动。 在本例中，要开始 Review & Finalize Design 活动，必须先完成 Design Gears 和 Design Plow 活动。要创建此关系： 更新 Review & Finalize 活动 选择前驱活动
从操作菜单中选择 "更新"(Update)
在更新活动向导中选取 "选择"(Select)
目前在 Review & Finalize Design、Design Gears 和 Design Plow 之间存在先例关系。由于此活动在其它两个活动完成前不能开始，因此 Design Metal Components 的 "持续时间"(Duration) 和 "结束"(Finish) 会更新以反映此关系。
先例关系
接下来，我们将了解如何将交付项与活动相关联。

单击此处转至下一页...