第 3 页 (共 16 页) | 前一页 | 下一页

### 管理活动 配置影响活动的设置 在 Windchill ProjectLink 中，有三个影响活动行为方式的设置： 将交付项与项目活动链接 追踪项目成本 控制运作 作为项目经理，创建项目时，将通过 "创建项目"(Create Project) 向导配置这些设置。作为项目的团队成员，可以从项目的 "详细信息"(Details) 页面查看项目的配置。 在本例中，Michelle Meadows 创建一个项目，与她的供货商 Braxton Components 合作。此项目用默认设置创建。
"创建项目"(Create Project) 向导
作为此项目的团队成员，Steve Jackson 可以从 "详细信息"(Details) 页面确定项目的配置。在此项目中没有追踪成本，因此页面上没有出现成本信息。
不带追踪成本的项目 "详细信息"(Details) 页面
如果追踪成本，则在 "详细信息"(Details) 页面的 "项目计划"(Project Plan) 部分将出现另一组与成本相关的信息。
带有成本信息的项目详细信息页面
接下来，我们将了解如何创建活动。

单击此处转至下一页...