前一页 | 第 4 页 (共 9 页) | 下一页

更新项目窗口 (续)
此时可以修改显示的任何字段，即使项目已经启动。对于某些字段，需要注意以下几点: "项目名称"(Project Name)、"所有者"(Owner)、"阶段"(Phase) 和 "说明"(Description) 字段是可以更改的简单数据字段。 如果项目尚未启动，可以更改开始日期 (本示例中的项目已经启动)。更改此日期将影响没有其它先例和日期约束条件的所有活动的开始日期。 可以更改整个项目的 "持续时间"(Duration); 但是，通常情况下最好根据当前日期和开始日期自动计算持续时间。请注意，带有 (=) 等号的剪贴板符号表示 "持续时间"(Duration) 是一个计算得出的值。(如果 "持续时间"(Duration) 值是手动输入的，而不是自动生成的，等号中将有斜杠穿过。) 可以通过输入一个 "最后期限"(Deadline) 值来指定一个固定日期，表示项目应该在此日期之前完成。然后，团队成员可以预订在预订的项目逾期时收到电子邮件通知。 完成所需的更改后，可以单击对话框右下角的 "下一步"(Next) 浏览到窗口的其它步骤，做进一步的修改。本示教中，我们将跳过 "步骤 2 标识风险"(Step 2 Identify Risk)，转到 "步骤 3 更新状况"(Step 3 Update Status) 屏幕，如下所示:
"更新项目"(Update Project) 窗口的 "更新状况"(Update Status) 步骤

前一页 | 主页 | 下一页