第 4 页 (共 16 页) | 前一页 | 下一页

### 管理活动 创建活动 只有项目经理才能创建活动。项目经理可从项目的 "计划"(Plan) 页面创建活动。 以下是创建活动的关键步骤： 指配一个 "所有者"(Owner) 指定活动的 "持续时间"(Duration) 如果必要，指定 "最后期限"(Deadline) 选择 "通知"(Notifications) 在本例中，Michelle Meadows 在 Supplier - Metal Components 项目中创建了一个项目计划。通过定义构成计划的活动，为活动指配所有者，设置相应的最后期限并将交付项与活动链接，对总体计划做出安排。活动所有者由此调整活动的持续时间并确定活动中适用的资源。 此处，Michelle 在项目中创建第一个活动。她指配 "活动所有人"(Activity Owner)，设置 "最后期限"(Deadline) 并选取 "选择通知"(Chooses Notifications)。她将让 Steve Jackson 以 "活动所有人"(Activity Owner) 的身份确定 "持续时间"(Duration)、"标识资源"(Identify Resources)（步骤 3）并 "标识风险"(Identify Risk)（步骤 5）。在 Michelle 选择 "确定"(OK) 并保存活动后，她将返回以设置 "前驱"(Predecessors) 和 "选择定位"(Choose Position)（步骤 3）。
"创建活动"(Create Activity) 向导
选择通知(Choose Notifications)
要有效创建多个活动，在完成 "创建活动"(Create Activity) 向导中必需的表格后，请选择 "应用"(Apply)，而不选择 "确定"(OK)。
接下来，我们将了解如何将活动组织到有序的计划中。
注意：
可以从 Microsoft Project 导入项目计划，包括活动。请参阅 Microsoft Project 编辑下的示教。

单击此处转至下一页...