第 5 页 (共 16 页) | 前一页 | 下一页

### 管理活动 组织活动 通常，一个项目计划由多个活动组成。项目经理可以用两种方式组织和关联活动： 可以将活动组织到层级中，其子活动将 "完成百分比"(% Done) 和 "状态"(Status) 累加到父活动或 "汇总活动"(Summary Activity)。 可使用 "前驱"(Predecessor) 关系将活动相互关联，该关系规定在其它特定活动（一个或多个）完成前，某个活动不能开始。 在本例中，Michelle Meadows 执行了以下操作： 将活动分为逻辑层级 在活动间设置相应的先例关系 Michelle 使用 "计划"(Plan) 页面的 "降级"(Indent) 操作创建活动的层级。在本例中，Design Metal Components 活动是汇总活动，它将统计 "状态"(Status)、"完成百分比"(% Done) 和 "预估完成时间"(Estimated Finish)。
降级操作
活动层级
接下来，我们将了解如何设置先例关系。
注意：
要更改 "计划"(Plan) 页面上活动的顺序，请为要移动的活动选择 "请查看操作"(See Actions)，然后选择 "移至"(Move To) 或 "插入"(Insert)。

单击此处转至下一页...