第 3 页 (共 6 页) |

### 追踪工作安排 "计划分级"(Plan Hierarchy) 视图 "计划分级"(Plan Hierarchy) 是 "计划"(Plan) 页面上 "当前视图"(Current View) 的默认设置。
"计划分级"(Plan Hierarchy) 视图
在 "计划分级"(Plan Hierarchy) 视图中，显示了项目工作安排的所有元素的开始日期和结束日期。开始日期和结束日期由项目的开始日期、活动持续时间和前驱关系计算得出。 时间轴信息包括项目从开始到结束的各个阶段，以及每个阶段完成的百分比。阶段可以是:签署所有规范和批准设计。时间轴中的每个阶段均建立了超链接，以显示该特定项的详细信息、里程碑交付项和参考。 "项目计划"(Project Plan) 表包括每个计划项的 ID 和名称。它还显示了状况、完成百分比、开始日期结束日期、持续时间和所有者。 对于 "项目计划"(Project Plan) 表中的任何项，均可使用 图标将其添加至时间轴。 或者，可以通过选择 图标创建该计划项的里程碑。 以上我们讨论了 "计划分级"(Plan Hierarchy) 视图中的信息。接下来，我们将学习如何更新信息。

单击此处转至下一页...