前一页 | 第 7 页 (共 9 页) | 下一页

更新活动 (续)
"状况"(Status) 从 "不可用"(Unavailable) 更新为 "绿色"(Green)，表示此活动具有正的健康值，同时 "实际工作量"(Actual Effort) 更新为 16 小时。 活动的 "完成"(Done) 百分比值是用 "实际工作量"(Actual Effort) (小时) 除以 "预估工作量"(Estimated Effort) (小时) 得出的，并在此对话框中应用任何变更之前显示计算出的值。 当 "预估工作量"(Estimated Effort) 等于 "实际工作量"(Actual Effort) 时，则认为活动已完成 (并将显示在项目的 "计划"(Plan) 页面中)。如果 "实际工作量"(Actual Effort) 超过 "预估工作量"(Estimated Effort)，则显示如下警告消息:
预估工作量警告
完成活动的这些总体变更后，单击 "确定"(OK)。"计划"(Plan) 页面中的活动健康 "状况"(Status) 和 "完成"(Done) 百分比值应更新，而且此已修改活动的父汇总活动应反映其子活动的统计值。 注意: 我们不讨论 "步骤 4 标识风险"(Step 4 Identify Risk)，但是在此需要说明的是，可以更新风险以反映严重性范围下拉列表中的值。项目成员和项目经理可以过滤对象，仅显示那些具有 "高"(High) 风险或 "很高"(Very High) 风险的对象，帮助他们集中管理风险。

前一页 | 主页 | 下一页