第 3 页 (共 8 页) |

### 创建计划 添加顶层汇总活动 现在，我们来创建计划的第一个汇总活动。 从 "项目计划"(Project Plan) 表的工具栏中，选择 "创建汇总"(Create Summary) 图标。 定义顶层汇总活动是一个好习惯。其它计划活动将在其下定义。顶层汇总活动提供了项目整体状况的即时统计。
"创建汇总活动"(Create Summary Activity) 向导
在 "创建汇总活动"(Create Summary Activity) 向导中输入值。除非明确指定，否则活动将继承整个计划的开始时间。在本例中，"预估开始时间"(Estimated Start) 字段为空，即使用默认的计划开始时间。 汇总活动的 "最后期限"(Deadline) 字段也是可选项。如果输入了 "最后期限"(Deadline)，您可以预订一个错过最后期限事件，以便在超过固定日期而活动没有完成时收到通知。汇总活动的完成时间自动根据汇总依存活动的计划完成时间或实际完成时间确定。 单击 "确定"(OK)。项目的 "计划"(Plan) 页面现在包含了新的信息。请注意，活动的 "开始时间"(Start) 等于项目的开始时间。
已更新的 "计划"(Plan) 页面

单击此处转至下一页...