第 4 页 (共 6 页) |

### 导入计划 Microsoft Project 2000 实体到 Windchill ProjectLink 对象的映射 使用 "计划"(Plan) 页面上的 "在 Microsoft Project 中编辑"(Edit in Microsoft Project) 选项启动的 Microsoft Project 计划示例如下所示:
Microsoft Project 2000 文件
以下是上述 .mpp 文件的几个示例列，以及它们与 Windchill Project 对象之间的映射: "状况"(Status) - ProjectLink 中的健康状况在 Microsoft Project 中为 "Text24" 字段。 "完成百分比"(% Done) - 在 Microsoft Project 中为 "工作完成百分比"(% Work Complete)。 "持续时间"(Duration) - 在 Microsoft Project 中为 "持续时间"(Duration) 字段。所有持续时间在 Windchill ProjectLink 中都被转换为最近似的天数。 "前驱"(Predecessors) - 在 Microsoft Project 中为 "前驱"(Predecessor) 字段。Windchill ProjectLink 中只支持 "结束到开始" 前驱关系。 "所有者"(Owner) - 在 Microsoft Project 中为 "联系人"(Contact) 字段。Microsoft Project 中的 "资源和任务所有者"(Resources and Task Owners) (联系人) 按名称或电子邮件地址与 ProjectLink 中的 "团队成员或资源"(Team Members or Resources) 相对应。如果未指定所有者，则启动导入操作的用户就是所有者。 "资源名称"(Resource Names) - "资源"(Resources) 列在 Microsoft Project 中为 "资源名称"(Resource Names) 字段。请参见上文的说明以了解相关行为。如果资源名称在 ProjectLink 中没有匹配项，Windchill ProjectLink 中的名称将带有下划线和问号 (_?)。可以使用 "替换用户"(Replace User) 命令修改团队以标识替代资源。 最后要说明的是，Windchill ProjectLink 支持材料、设备、工具和人力资源类型。Windchill ProjectLink 支持的资源信息包括: 标准费用 最大利用率 每次使用成本 Windchill ProjectLink 不支持的资源信息包括: 资源日历 超时工作费用 标签 代码

单击此处转至下一页...