第 11 页 (共 16 页) | 前一页 | 下一页

### 管理活动 链接交付项时管理活动 在项目中选中 "将交付项与项目活动链接"(Link Deliverables with Project Activities) 并且将交付项与活动链接后，会共享 "状态"(Status)、"完成百分比"(% Done) 和 "预估完成时间"(Estimated Finish) 的值。这意味着这些值可以在活动或交付项中更新，并且新值自动反映在另一项中。 在本例中，Steve Jackson，即 Review Gear & Plow Specification 活动的所有者更新活动并更改它的状态。
更新活动在链接时更新交付项
活动和交付项的完成百分比和状态相同
随后，Steve 通过更新交付项，更改 Gear & Plow Specification 的 "预估完成时间"(Estimated Finish)。此更改自动反映在 Review Gear & Plow Specification 活动中。
活动的预估完成时间
更新交付项
链接预估完成时间使活动自动更新
接下来，我们要了解如果没有配置 "将交付项与项目活动链接"(Link Deliverables to Project Activities)，将如何管理活动。

单击此处转至下一页...