第 12 页 (共 16 页) | 前一页 | 下一页

### 管理活动 未链接交付项时管理活动 如在项目中未选中 "将交付项与项目活动链接"(Link Deliverables to Project Activities)，可以将多个交付项与活动相关联。但是，"完成"(Done)、"状态"(Status) 和 "预估完成时间"(Estimated Finish) 要分别管理： 必须单独为活动及每个与其相关联的交付项输入 "完成"(Done)。"完成"(Done) 的值不以任何方式链接。 使用保守算法累加每个交付项的 "状态"(Status) 来计算活动的 "状态"(Status)。但是，活动所有者可以在必要时覆盖计算值。 由完成时间最长的交付项的 "预估完成时间"(Estimated Finish) 计算活动的 "预估完成时间"(Estimated Finish)。但是，活动所有者可以在必要时覆盖计算值。 在本例中，Design Tread 活动的 "状态"(Status) 是根据相关联交付项的 "状态"(Status) 计算出的。使用保守算法计算 "状态"(Status)，即意味着将最坏的状态累加到活动中。在此例中，与 Tread Specification 交付项相关联的黄色状态变成活动的状态。 另外，还要计算 "预估完成时间"(Estimated Finish)。2 月 26 日是 Tread Specification 交付项预估要完成的时间。它是两个交付项 "预估完成时间"(Estimated Finish) 日期中相对晚的日期。 请注意 "状态"(Status) 和 "预估完成时间"(Estimated Finish) 旁的图标。此图标表示这些字段的值是计算值。
从交付项统计状态和预估完成时间
在本例中，Michelle Meadows 覆盖活动的 "状态"(Status) 并将其设置为绿色。覆盖 "状态"(Status) 后，在活动详细信息页面上显示一个不同的图标，指示 "状态"(Status) 的值是比较久的计算值。如果 Michelle 希望将 "状态"(Status) 返回计算值，则可以通过更新活动达到目的。
覆盖活动的计算状态
不再由交付项状态计算的活动状态
转换回计算活动状态
按下来，我们将了解在追踪成本时如何管理活动。

单击此处转至下一页...