第 4 页 (共 8 页) |

2. ### 追踪成本 更新活动 项目计划包括里程碑、活动、汇总活动和子项目。 项目中的每个活动都被指配了资源。下面将学习如何查看和追踪这些资源的成果。为此，首先应更新活动。 单击 "项目"(Project) 选项卡上的 "计划"(Plan) 以查看项目计划。 "当前视图"(Current View) 下拉菜单的选项使您可以过滤项目计划信息。选择 "活动"(Activities) 以仅查看项目活动。
   "活动"(Activities) 查看命令
3. 在 "活动"(Activities) 表的 "操作"(Actions) 列中，单击 "请查看操作"(See Actions) 链接以显示项目活动的 "操作"(Actions) 菜单。选择 "更新"(Update)。
   项目活动 "操作"(Actions) 菜单
   将显示 "更新活动"(Update Activity) 窗口。
   "更新活动"(Update Activity) 窗口
在 "更新活动"(Update Activity) 窗口中，可以更新资源和状况，从而使您可以获知成果和成本。下面，我们将更新资源并报告这些资源的成果。

单击此处转至下一页...