第 4 页 (共 15 页) |

### 管理里程碑 查看里程碑详细信息 单击项目表中的里程碑名称以显示 "详细信息"(Details) 页面。
"详细信息"(Details) 页面
"详细信息"(Details) 页面显示每个里程碑的相关信息。查看 "详细信息"(Details) 页面时，可以轻松确定关于里程碑的以下信息: 所有者 – 每个里程碑都有一个所有者。所有者是负责确保完成该里程碑的项目成员。 状态 最后期限 前驱和后继 – 可以确定里程碑的前驱和后继活动，但不能在里程碑下定义子活动。如果从 Microsoft Project 导入的计划包括含有子活动的里程碑或包括具有非零持续时间的里程碑，则在 ProjectLink 中该里程碑将被转换为汇总活动。 已完成百分比和状况 – 里程碑的运行情况和已完成百分比值可以手动输入，也可以通过关联的交付项计算得出。此例中的符号 指示这些值为自动计算得出。 风险 持续时间 – 此信息包含实际的和预计的开始日期、持续时间和完成时间。

单击此处转至下一页...