第 2 页 (共 8 页) |

### 创建计划 更新项目开始时间 在 "项目列表"(Projects List) 页面上，计划的开始时间是 "我的项目"(My Projects) 表中所有项目活动的默认开始时间。如果活动受到分级关系、优先级关系或时间约束条件的限制，默认时间可能会被盖写。 项目经理可以更新 "预估开始时间"(Estimated Start)，使其更加精确。 要修改 "预估开始时间"(Estimated Start)，请选择所需项目的 "请查看操作"(See Actions) 链接。在 "项目操作菜单"(Project Actions Menu) 中单击 "更新"(Update)。
"项目操作菜单"(Project Actions Menu) 中的 "更新"(Update) 选项
将出现 "更新项目"(Update Project) 向导，如下所示:
"更新项目"(Update Project) 向导
要更改时间，请单击 "预估开始时间"(Estimated Start) 字段下方的日历图标。 要查看项目计划的持续时间，请注意剪贴板图标 (位于 "持续时间"[Duration] 字段的右侧) 上是否有一个等号 "="。如果有，则表示项目计划的持续时间是通过累加各个子计划活动的持续时间自动得出的。 (可选) 项目经理可以在 "最后期限"(Deadline) 字段中输入项目完成的最后期限。此值不是通过累加计划完成时间得出的，而是一个固定值，表示项目必须在该临界时间之前完成。此外，还可以设置预订，这样当超过该最后期限时，将向您发送通知。 单击 "确定"(OK)。将刷新项目的 "计划"(Plan) 页面，显示最新信息。
最初的项目 "计划"(Plan) 页面
请将 "当前视图"(Current View) 值设置为 "计划分级"(Plan Hierarchy)，为下面的操作做好准备。

单击此处转至下一页...