第 4 页 (共 8 页) |

### 创建计划 添加依存汇总活动 要为上一步骤中生成的汇总活动创建依存汇总活动，请单击该活动名称的 "请查看操作"(See Actions) 链接，然后选择 "创建子汇总"(Create Child Summary)。将启动 "创建汇总活动"(Create Summary Activity) 向导。
"创建依存汇总活动"(Create Dependent Summary Activity) 向导
提供所需的值。 "汇总活动所有者"(Summary Activity Owner) 是负责保证依存活动按日程安排、按预算完成的项目成员。 汇总活动的 "预估开始时间"(Estimated Start) 通常取决于其包含的依存汇总活动的最早开始时间。建议不要指定汇总活动的开始时间，而让其继承依存汇总活动的最早开始时间。 汇总活动的完成时间通常取决于其包含的依存汇总活动的完成时间。但可以指定一个固定的 "最后期限"(Deadline)，表示所有依存活动都应在此之前完成。输入最后期限值后，可以预订一个逾期事件。如果活动没有在此之前完成，您将会收到通知。 单击 "确定"(OK)。"计划"(Plan) 页面将显示新的条目。 下一步，我们要在新创建的汇总活动中添加一个依存活动，并包含优先级关系以说明此功能。

单击此处转至下一页...