Prec | Pagina 7 di 9 | Succ

Aggiornamento delle attività (continua)
Il valore del campo Stato è stato aggiornato da Non disponibile a Verde per indicare lo stato positivo dell'attività e il valore del campo Tempo necessario effettivo è stato aggiornato a 16 ore. Il valore indicato nel campo Completato viene calcolato sotto forma di rapporto tra il Tempo necessario effettivo (ore) e il Tempo necessario stimato o pianificato (ore). Viene visualizzato il valore calcolato prima dell'applicazione di ulteriori modifiche indicate in questa finestra di dialogo. L'attività viene considerata completata (e visualizzata come tale nella pagina Piano relativa al progetto) quando il valore indicato nel campo Tempo necessario stimato è uguale a quello indicato nel campo Tempo necessario effettivo. Se il Tempo necessario effettivo è maggiore del Tempo necessario stimato viene visualizzato un messaggio di avvertenza, come illustrato nella figura riportata di seguito:
Messaggio di avvertenza relativo al tempo necessario stimato
Una volta completate le modifiche da apportare all'attività, fare clic su OK. I valori visualizzati nei campi Stato e Completato dovrebbero essere aggiornati nella pagina Piano e l'attività di riepilogo padre dell'attività modificata dovrebbe riflettere il valore calcolato automaticamente della relativa attività figlio. Nota: il passaggio 4 Individua il rischio rischio non è stato illustrato. È importante tuttavia sottolineare che il rischio può essere aggiornato in base a un valore selezionato dall'elenco a discesa dei livelli di gravità. I membri del progetto e i project manager possono filtrare gli oggetti in modo da visualizzare soltanto quelli con un un valore di rischio Alto o Molto alto, in modo da concentrare l'attenzione sulla gestione dei rischi.

Prec | Inizio | Succ