Pagina 3 di 6 |

### Monitoraggio del programma di lavoro Vista Struttura gerarchica piano Nella pagina Piano, l'impostazione di default di Visualizzazione corrente è Struttura gerarchica piano.
Vista Struttura gerarchica piano
Nella vista della struttura gerarchica del piano vengono visualizzate le date di inizio e di fine per tutti gli elementi del programma di lavoro del progetto. Queste date sono calcolate in base alla data d'inizio del progetto, la durata delle varie attività e le relazioni di priorità. Le informazioni sulla cronologia comprendono tutte le singole fasi del progetto associate alla relativa percentuale di completamento. Esempi di fasi sono: Sign All Specs e Approve Design. Ciascuna fase della cronologia è collegata tramite link ipertestuale a informazioni dettagliate, risultati finali della fasi cardine e riferimenti specifici di tale attività. Nella tabella Piano progetto vengono inoltre elencati gli ID e i nomi di ciascun elemento del piano, nonché lo status, la percentuale di completamento, le date di inizio e di fine, la durata e il proprietario. Ogni elemento elencato nella tabella Piano progetto può essere aggiunto alla cronologia facendo clic sull'icona . In alternativa, è possibile creare una fase cardine per un determinato elemento del piano selezionando l'icona . In questa sezione sono state illustrate le informazioni disponibili nella vista Struttura gerarchica piano. Nella sezione successiva viene illustrato come aggiornare tali informazioni.

Pagina successiva