Pagina 4 di 6 |

### Importazione di un piano di progetto Associazione di entità Microsoft Project 2000 a oggetti Windchill ProjectLink Di seguito è riportato un esempio di piano Microsoft Project avviato selezionando l'opzione Modifica in Microsoft Project nella pagina Piano.
File Microsoft Project 2000
Di seguito sono elencate alcune colonne di esempio presenti nel file .mpp sopra illustrato e viene indicato il modo in cui vengono associate a oggetti Windchill Project: Status — L'oggetto Status di ProjectLink corrisponde al campo "Testo24" di Microsoft Project. Completato al % — Corrisponde al campo % completamento lavoro di Microsoft Project. Durata — Corrisponde al campo Durata di Microsoft Project. In Windchill ProjectLink tutte le durate vengono riportate al giorno più vicino. Predecessori — Corrisponde al campo Predecessori di Microsoft Project. In Windchill ProjectLink sono supportate soltanto le relazioni di priorità di tipo "Termina per iniziare". Proprietario — Corrisponde al campo Contatto di Microsoft Project. I valori presenti nei campi Risorse e Contatti (proprietari attività) di Microsoft Project vengono associati ai valori presenti nelle colonne Risorse e Membri team di ProjectLink in base al nome o all'indirizzo e-mail. Se non è specificato alcun proprietario, risulterà proprietario l'utente che ha avviato il processo di importazione. Nomi risorse — Corrisponde al campo Nomi risorse di Microsoft Project. Per informazioni sul comportamento, vedere la descrizione riportata in precedenza. Se il valore riportato in Microsoft Project non corrisponde a nessun nome di risorsa ProjectLink, il nome di risorsa Microsoft Project viene visualizzato in Windchill ProjectLink con un segno di sottolineatura e un punto interrogativo (_?). Quando si modifica un team, per identificare una risorsa da sostituire è possibile utilizzare il comando Sostituisci utente. In Windchill ProjectLink sono infine supportate informazioni relative ai materiali, alle attrezzature, alle strutture e alle risorse di tipo persona. Tra le informazioni relative alle risorse supportate in Windchill ProjectLink sono comprese quelle riportate di seguito: Tariffe standard Massimo utilizzo Costo per impiego Tra le informazioni relative alle risorse NON supportate in Windchill ProjectLink sono comprese quelle riportate di seguito: Calendari delle risorse Tariffe straordinario Etichette Codici

Pagina successiva