Pagina 12 di 16 | Prec | Succ

### Gestione di attività Gestione delle attività quando i risultati finali non sono collegati Quando l'opzione Collega i risultati finali alle attività del progetto non è selezionata nel progetto, è possibile associare più risultati finali a un'attività. Tuttavia, i campi Completato, Status e Fine stimata vengono gestiti in modo differente: Il valore del campo Completato deve essere specificato separatamente per l'attività e per ciascun risultato finale associato all'attività. I valori per il campo Completato non vengono collegati in alcun modo. Il valore del campo Status per l'attività viene calcolato estrapolandolo dal campo Status di ciascun risultato finale mediante un algoritmo basato su un approccio pessimistico. Tuttavia, se necessario, il proprietario dell'attività può sostituire il valore calcolato. Il valore del campo Fine stimata relativo all'attività viene calcolato in base al valore del campo Fine stimata del risultato finale con l'ultima data di completamento. Tuttavia, se necessario, il proprietario dell'attività può sostituire il valore calcolato. In questo esempio, il valore del campo Status per l'attività Design Tread (Progettazione battistrada) viene calcolato in base al valore del campo Status dei risultati finali associati. Tale valore viene calcolato utilizzando un algoritmo basato su un approccio pessimistico, ossia viene propagata all'attività l'indicazione di status peggiore. In questo caso, lo status giallo associato al risultato finale Tread Specification (Specifiche battistrada) viene applicato allo status dell'attività. Inoltre, viene calcolato il valore per il campo Fine stimata. 26 Feb è la data stimata per il completamento del risultato finale Tread Specification (Specifiche battistrada) e rappresenta l'ultima delle date inserite come valori di Fine stimata dei due risultati finali. L'icona accanto ai campi Status e Fine stimata indica che il valore relativo a questi campi viene calcolato.
Estrapolazione dello status e della fine stimata dai risultati finali
In questo esempio, Michelle Meadows sostituisce il valore del campo Status dell'attività e lo imposta sul verde. Dopo che il valore del campo Status è stato sostituito, nella pagina dei dettagli dell'attività viene visualizzata un'icona diversa per indicare che il valore per il campo Status non è più un valore calcolato. Se si desidera impostare nuovamente il campo Status su un valore calcolato, è necessario aggiornare l'attività.
Sostituzione dello status calcolato per l'attività
Lo status dell'attività non viene più calcolato dallo status del risultato finale
Ripristino del calcolo dello status dell'attività
Nella sezione successiva verrà illustrato come gestire le attività quando i costi sono monitorati.

Pagina successiva