Pagina 13 di 16 | Prec | Succ

### Gestione di attività Gestione delle attività quando i costi sono monitorati Quando in un progetto viene eseguito il monitoraggio dei costi, il valore del campo Completato relativo a un'attività viene calcolato ponendo in relazione il tempo impiegato per eseguire l'attività con il tempo stimato per il completamento dell'attività. Il tempo effettivo trascorso sull'attività, espresso in ore, è riportato nel campo Tempo necessario effettivo. Il valore del campo Tempo necessario stimato viene invece calcolato in base alla Durata dell'attività: per ciascun giorno vengono stimate 8 ore di tempo. In questo esempio, Michelle Meadows, proprietario dell'attività, aggiorna il valore del campo Status per l'attività Sign Off on Contract (Convalida contratto). Poiché i costi sono monitorati, anziché specificare un valore assoluto nel campo Completato, Michelle specifica il numero di ore impiegate fino a quel momento per eseguire l'attività. Il valore iniziale per il campo Tempo necessario stimato viene calcolato in base a una Durata di 3 giorni. Se necessario, è possibile anche aggiornare il campo Tempo necessario stimato.
Tempo stimato di default calcolato in base alla durata stimata
Il proprietario dell'attività aggiorna lo status immettendo il tempo effettivamente trascorso sull'attività
Il valore del campo Completato viene calcolato in base al tempo effettivo e a quello stimato
Il tempo stimato può essere aggiornato
Il valore del campo Completato viene ricalcolato in base al nuovo valore di tempo stimato
Nota
Se il progetto viene eseguito in modalità Esecuzione automatica, è necessario che ogni risorsa del progetto specifichi il valore del tempo effettivo. In questo esempio, il progetto viene eseguito in modalità Esecuzione manuale, quindi il proprietario dell'attività specifica il tempo effettivo per tutte le risorse.
Nella sezione successiva verrà illustrato come effettuare la sottoscrizione a un'attività.

Pagina successiva