Pagina 8 di 16 | Prec | Succ

### Gestione di attività Associazione di più risultati finali a un'attività Se in un progetto l'opzione Collega i risultati finali alle attività del progetto non è selezionata, il project manager può associare più risultati finali a un'attività. In questo caso: Il campo Completato relativo all'attività non è collegato ai risultati finali associati Per default, lo Status dell'attività viene propagato in base allo status dei risultati finali associati. Questo comportamento può essere modificato manualmente. Per default, la Fine stimata per l'attività è collegata alla Fine stimata del risultato finale con l'ultima data di completamento. Questo comportamento può essere modificato manualmente. In questo esempio, Michelle Meadows associa due risultati finali all'attività Review Design (Esame progetto) nel progetto Supplier - Rubber Components (Fornitore - Componenti in gomma). Il valore del campo Fine stimata relativo all'attività corrisponde alla Fine stimata associata al risultato finale con l'ultima data di completamento. L'azione Crea risultato finale rimane disponibile in modo che altri risultati finali possano essere associati all'attività. Nella pagina Piano, viene utilizzata un'icona speciale per indicare che all'attività sono stati associati più risultati finali.
Attività con l'ultima data di completamento stimata
Azione Crea risultato finale attiva
Icona per identificare più risultati finali
Nella sezione successiva verrà illustrato come i Proprietari e le Risorse identificano le attività che sono state loro assegnate.

Pagina successiva