Pagina 3 di 7 |

### Interpretazione e utilizzo di Monitor modifiche Esame degli istogrammi degli oggetti di modifica
Monitor modifiche di Windchill PDMLink presenta una "vista dashboard" dell'attività di modifica per l'intera organizzazione o per un prodotto specifico. La vista include informazioni in formato grafico e testo che consentono di rendersi conto dello stato e delle prestazioni del processo di modifica. Già a un primo sguardo si notano tre istogrammi con informazioni relative a Report di problema, Richieste di modifica e Notifiche di modifica.
Istogrammi di Monitor modifiche
Descrizione degli elementi della finestra Monitor modifiche: Monitoraggio modifiche — Un elenco a discesa che consente di filtrare la vista di Monitor modifiche. È possibile selezionare l'intero sistema o il prodotto che si desidera esaminare. Tale elenco facilita l'individuazione e l'esame delle informazioni utili per la propria analisi. Periodo report — Indica l'intervallo di date a cui si riferiscono le informazioni visualizzate in Monitor modifiche. Istogrammi — I tre istogrammi visualizzati corrispondono ognuno a un oggetto di modifica: report di problema, richiesta di modifica e notifica di modifica. Ciascun istogramma fornisce informazioni di riepilogo per i singoli mesi di un trimestre. Per ogni oggetto di modifica viene indicato lo status di apertura e chiusura mese per mese. Queste informazioni sono utili per individuare le tendenze e gestire le scadenze per la fine dello sviluppo dei prodotti. Monitor modifiche viene utilizzato principalmente dagli amministratori delle modifiche, i quali hanno il compito di gestire il processo di modifica e fornire metriche di avanzamento dettagliate alla Commissione d'esame delle modifiche e alla Commissione d'implementazione delle modifiche. Incoraggiando i team di produzione a esaminare le informazioni di Monitor modifiche, sarà possibile migliorare la comunicazione e ottenere un maggiore coinvolgimento nel processo, in modo particolare per quanto riguarda le scadenze per la consegna dei prodotti. Numero medio di giorni di apertura — Indica il numero di giorni trascorsi dalla creazione alla chiusura di un oggetto di modifica. Tutti i Report di problema aperti/Tutte le Richieste di modifica aperte/Tutte le Notifiche di modifica aperte — Facendo clic su questi link vengono visualizzate informazioni dettagliate sull'oggetto di modifica corrispondente nell'ambito del periodo a cui si riferisce il report. Per esaminare alcune delle informazioni aggiuntive fornite in Monitor modifiche, fare clic sul collegamento riportato di seguito.

Pagina successiva