Pagina 2 di 8 |

### Creazione di un piano di progetto Aggiornamento della data iniziale di un progetto Nella pagina Elenco progetti, la data di inizio del piano rappresenta la data iniziale di default per tutte le attività di progetto riportate nella tabella I miei progetti. È possibile che la data di default venga ignorata se le attività sono vincolate da una relazione gerarchica o sono soggette a un vincolo di precedenza o di data. Per garantire una maggiore accuratezza, il project manager può aggiornare la data di Inizio stimato. Per modificare la data di Inizio stimato, selezionare il link Vedere azioni relativo al progetto desiderato. Nella finestra Menu operazioni progetto fare clic su Aggiorna.
Opzione Aggiorna nella finestra Menu operazioni progetto
Verrà visualizzata la procedura guidata Aggiorna progetto, come illustrato di seguito.
Procedura guidata Aggiorna progetto
Per modificare la data, fare clic sull'icona a forma di calendario sottostante il campo Inizio stimato. Per visualizzare la durata del piano di progetto, verificare la presenza di un segno uguale "=" sopra l'icona a forma di blocco per appunti, a destra del campo Durata. Se è presente, indica che la durata del piano di progetto viene calcolata automaticamente estrapolando la durata delle attività costitutive del piano. I project manager possono eventualmente immettere una scadenza per il completamento del progetto nel campo Scadenza. Questo valore non viene estrapolato dalle date di fine del piano, ma costituisce un valore fisso che rappresenta una data critica entro la quale il progetto deve essere completato. È inoltre possibile configurare delle sottoscrizioni affinché venga inviata una notifica in caso di superamento della scadenza. Fare clic su OK. La pagina Piano relativa al progetto verrà aggiornata in modo da riflettere i dati più recenti.
Pagina Piano di progetto iniziale
In preparazione per i passaggi successivi, impostare il valore di Visualizzazione corrente su Struttura gerarchica piano.

Pagina successiva