Pagina 7 di 16 | Prec | Succ

### Gestione di attività Collegamento dei risultati finali alle attività Windchill ProjectLink consente ai project manager di associare i risultati finali alle attività. I risultati finali associati alle attività di solito rappresentano i dati di output di una specifica attività. Per default, alcune informazioni dei risultati finali associati vengono propagate, ossia sono collegate, all'attività. Se in un progetto è stata impostata l'opzione Collega i risultati finali alle attività del progetto, i project manager possono associare un solo risultato finale all'attività. L'attività e il risultato finale vengono collegati in modo che possano condividere i valori dei campi Status, Completato e Fine stimata, ossia se uno di questi valori viene aggiornato nell'attività, viene automaticamente aggiornato anche nel risultato finale e viceversa. Per collegare un risultato finale a un'attività: Assicurarsi che nel progetto sia stata impostata l'opzione Collega i risultati finali alle attività del progetto Spostarsi nella pagina Piano del progetto appropriato Aprire la pagina Dettagli dell'attività desiderata Scegliere Crea risultato finale Nota: è possibile associare anche un risultato finale esistente a un'attività. Per ulteriori informazioni, fare riferimento all'esercitazione Gestione di risultati finali. In questo esempio, Michelle Meadows collega un risultato finale all'attività Review Gear & Plow Specification (Esame specifiche ingranaggi e aratro). Poiché il risultato finale e l'attività sono collegati, il campo Fine stimata per il risultato finale eredita il valore dall'attività.
Creazione di un risultato finale nella pagina Dettagli dell'attività
Campo Fine stimata collegato all'attività
Singolo risultato finale collegato all'attività
Icona di un risultato finale collegato
Nella sezione successiva verrà illustrato come associare più risultati finali a un'attività.

Pagina successiva