Page 2 sur 8 |

### Création d'un plan Mise à jour de la date de début du projet Dans la page Liste de projets, la date de début du plan correspond à la date de début par défaut de toutes les activités du projet situé dans le tableau Mes projets. La date par défaut peut être remplacée si les activités sont limitées par une relation hiérarchique ou par une contrainte de précédence ou de date. Le chef de projet peut mettre à jour la date Démarrage estimé au pour plus de précisions. Pour modifier la date Démarrage estimé au, cliquez sur le lien Liste d'actions afin d'accéder au projet de votre choix. Dans le menu Actions sur les projets, cliquez sur Mettre à jour.
Option de mise à jour du menu d'actions sur les projets
L'assistant Modifier le projet s'affiche, comme illustré ci-dessous.
Assistant Modifier le projet
Pour modifier la date, cliquez sur l'icône calendrier (située sous le champ Démarrage estimé au). Pour afficher la durée du plan de projet, regardez si un signe égal "=" se superpose à l'icône du Presse-papiers (à droite du champ Durée). Si c'est le cas, cela signifie que la durée du plan est calculée automatiquement en extrapolant la durée des activités constituant du plan. Les chefs de projet peuvent éventuellement spécifier une échéance pour l'exécution du projet dans le champ Echéance. Cette valeur n'est pas extrapolée à partir des dates de fin. Il s'agit d'une valeur fixe représentant une date limite à laquelle le projet doit être terminé. Il est possible de définir des abonnements de façon à ce qu'une notification soit envoyée lorsque l'échéance est dépassée. Cliquez sur OK. La page Plan du projet est actualisée et contient les dernières informations.
Page Plan du projet initial
Avant de passer aux étapes suivantes, définissez la valeur Vue courante sur Hiérarchie du plan.

Cliquez ici pour accéder à la page suivante...