Page 4 sur 16 | Précédent | Suivant

### Gestion des activités Création d'activités Vous devez être chef de projet pour créer des activités. Les chefs de projet peuvent créer des activités dans la page Plan du projet. La création d'une activité comporte les étapes clés suivantes : Affectation d'un responsable Définition de la durée de l'activité Définition de l'échéance, le cas échéant Choix des notifications Dans cet exemple, Michelle Meadows crée le plan du projet dans le projet Fournisseur - Composants métalliques. Elle établit le plan d'ensemble en définissant les activités constituant le plan, en affectant des responsables aux activités, en définissant des échéances appropriées et en liant des livrables avec les activités. A partir de là, les responsables d'activité ajustent la durée des activités et déterminent les ressources appropriées pour travailler dessus. Ici, Michelle crée la première activité du projet. Elle affecte le responsable de l'activité, définit l'échéance et choisit des notifications. Elle demandera à Steve Jackson, le responsable de l'activité, de déterminer la durée, d'identifier les ressources (étape 3) et d'identifier le risque (étape 5). Une fois que Michelle a sélectionné OK et enregistré l'activité, elle reviendra en arrière pour définir les prédécesseurs et choisir la position (étape 3).
Assistant de création d'activité
Choisir les notifications
Pour créer efficacement de multiples activités, sélectionnez Appliquer, plutôt que OK, après avoir complété les formulaires nécessaires dans l'assistant de création d'activité.
Voyons maintenant comment organiser des activités dans un plan séquentiel.
Remarque :
Les plans de projet, y compris les activités, peuvent être importés de Microsoft Project. Reportez-vous aux didacticiels sous Microsoft Project Editing.

Cliquez ici pour passer à la page suivante...