Page 11 sur 16 | Précédent | Suivant

### Gestion des activités Gestion des activités en présence de livrables liés Lorsque l'option Lien de livrable avec les activités du projet est sélectionnée dans votre projet et un livrable est lié à votre activité, les valeurs de Statut, % réalisé et Fin estimée au sont partagées. Ceci signifie que ces valeurs peuvent être mises à jour dans l'activité ou le livrable, et que la nouvelle valeur est automatiquement réfléchie dans l'autre. Dans cet exemple, Steve Jackson, le responsable de l'activité Réviser la fiche technique engrenage et charrue, met à jour l'activité et modifie son statut.
La mise à jour de l'activité entraîne celle du livrable s'il est lié
Les valeurs Réalisé et Statut sont identiques pour l'activité et le livrable
Plus tard, Steve modifie la Fin estimée au de la fiche technique engrenage et charrue en mettant à jour le livrable. Cette modification apparaît automatiquement dans l'activité Réviser la fiche technique engrenage et charrue.
Fin estimée de l'activité
Mise à jour du livrable
Fin estimée liée pour mettre automatiquement à jour l'activité
Voyons maintenant comment gérer des activités si l'option Lien de livrable avec les activités du projet n'est pas configurée.

Cliquez ici pour accéder à la page suivante...