Précédent | Page 4 sur 9 | Suivant

Fenêtre Modifier le projet (suite)
Les champs affichés peuvent être modifiés à ce stade et même après que le projet a été lancé. Quelques précisions, cependant, concernant certains de ces champs : Les champs Nom du projet, Responsable, Phase et Description sont de simples champs de données et peuvent être modifiés. La date de début ne peut être modifiée tant que le projet n'a pas été lancé (dans l'exemple ci-dessus, le projet a déjà commencé). En modifiant cette date, vous modifiez également la date de début de toutes les activités n'ayant aucun précédent ou sans contrainte de date. La durée totale du projet peut être modifiée. Cependant, il est conseillé de laisser cette valeur être automatiquement calculée à partir de la date du jour et de la date de début. Lorsque le signe égal "=" apparaît sur le symbole du Presse-papiers, cela signifie que la durée est une valeur calculée. Le signe égal est barré lorsque la durée a été entrée manuellement. Une valeur peut-être entrée pour la date d'échéance afin d'indiquer une date fixe à laquelle le projet doit être terminé. Les membres de l'équipe peuvent alors décider d'être prévenus du retard d'un projet par message électronique. Une fois les modifications effectuées, cliquez sur le bouton Suivant dans le coin inférieur droit de la boîte de dialogue pour passer à d'autres étapes de modification. Passons l'étape 2, Identifier le risque et accédons à l'écran de l'étape 3, Modifier le statut, illustré ci-dessous.
Etape Modifier le statut de la fenêtre Modifier le projet

Précédent | Accueil | Suivant