Page 3 sur 6 |

### Suivi de la planification Vue Hiérarchie du plan L'option Hiérarchie du plan est la configuration par défaut de la Vue courante sur la page Plan.
Vue Hiérarchie du plan
Dans la vue Hiérarchie du plan, les dates de début et de fin sont affichées pour tous les éléments de planification du projet. Les dates de début et de fin sont calculées à partir de la date de début du projet, de la durée des activités et des relations prédécesseurs. Les informations de séquence chronologique incluent les phases situées entre le début et la fin du projet, ainsi que le pourcentage de réalisation de chacune de ces phases. Exemples de phases : Signer toutes les spécifications et Approuver la conception. Chaque phase de la séquence chronologique est liée par un lien hypertexte aux informations détaillées, aux jalons, aux livrables et aux références de cet élément spécifique. Le tableau Plan contient un ID et un nom pour chaque élément de plan. Le tableau affiche également le statut, le pourcentage réalisé, les dates de début et de fin, la durée et le responsable. Vous pouvez choisir d'ajouter chaque élément du tableau Plan à la séquence chronologique à l'aide de l'icône . Vous pouvez également choisir de créer un jalon avec cet élément de plan en cliquant sur l'icône . Nous avons passé en revue les informations de la vue Hiérarchie du plan. Vous allez ensuite apprendre comment mettre à jour les informations.

Cliquez ici pour accéder à la page suivante...