Page 4 sur 15 |

### Gestion des jalons Affichage des détails des jalons Cliquez sur le nom d'un jalon dans le tableau du projet pour afficher la page Détails.
Page Détails
La page Détails affiche des informations concernant chaque jalon. Lorsque vous consultez la page Détails, vous pouvez identifier aisément les informations suivantes concernant un jalon : Responsable : chaque jalon a un responsable. Le responsable est le membre de projet responsable de l'exécution du jalon. Etat Echéance Prédécesseurs et Successeurs : vous pouvez identifier les activités prédécesseurs et successeurs des jalons, mais vous ne pouvez pas définir les activités enfant d'un jalon. Si vous importez un plan depuis Microsoft Project contenant des jalons dotés d'activités enfant ou des jalons d'une valeur de durée différente de zéro, le jalon est converti en activité récapitulative dans ProjectLink. Pourcentage réalisé et Statut : l'état d'avancement et les valeurs de pourcentage réalisé d'un jalon sont soit entrées manuellement, soit calculées par l'intermédiaire des livrables associés. Dans cet exemple, les symboles indiquent que ces valeurs sont calculées automatiquement. Risque Durée : cette information comprend les dates de début réelles et estimées, les durées et les dates de fin.

Cliquez ici pour accéder à la page suivante...