Page 4 sur 11 |

### Rapports de projet Passer en revue les types de rapports de projet
Liste des rapports de projet disponibles
Remarque : Dans les rapports de projet ProjectLink, le terme "objet" représente les livrables, les activités, les tâches, les jalons, les actions, les documents, les articles et les messages. Le tableau ci-dessous décrit les rapports de projet ProjectLink par défaut.
Rapport de projet | Description
Eléments échus | Affiche les objets échus associés au projet courant.
Tâches closes | Affiche les objets clos ou terminés dans le projet courant.
Tâches actives | Affiche les objets qui ne sont pas encore terminés dans le projet courant.
Articles et documents | Affiche les articles et les documents qui ont été créés ou modifiés dans le projet courant.
Journal des modifications | Affiche les 25 premiers objets les plus récemment créés ou modifiés dans les projets courants.
Eléments à risque | Affiche les objets à risque dans le projet courant. L'orange indique un risque élevé ; le rouge indique un risque très élevé.
Eléments non démarrés | Affiche les objets qui n'ont pas été démarrés (c.-à-d., aucune progression n'a eu lieu) dans le projet courant. La progression est déterminée par le pourcentage d'exécution (%). Si le pourcentage est zéro, la progression est nulle.
Changements depuis la dernière connexion | Affiche les objets qui ont changé depuis votre dernière connexion.

Cliquez ici pour accéder à la page suivante...