Page 3 sur 16 | Précédent | Suivant

### Gestion des activités Paramètres de configuration ayant un impact sur les activités Dans Windchill ProjectLink, trois paramètres ont un impact sur le comportement des activités : Lien de livrable avec les activités du projet Suivi du coût du projet Contrôle de l'exécution En tant que chef de projet, vous configurez ces paramètres par le biais de l'assistant de création de projet au moment où vous créez le projet. En tant que membre d'équipe dans un projet, vous pouvez voir la manière dont le projet a été configuré dans la page Détails du projet. Dans cet exemple, Michelle Meadows crée un projet pour collaborer avec son fournisseur, Braxton Components. Ce projet est créé avec les paramètres par défaut.
Assistant Créer un projet
En tant que membre d'équipe dans ce projet, Steve Jackson peut déterminer la manière dont le projet est configuré dans la page Détails. Dans ce projet, les coûts ne sont pas suivis, ce qui explique l'absence d'informations budgétaires sur cette page.
Page de détails d'un projet sans suivi de coûts
Si les coûts étaient suivis, un ensemble supplémentaire d'informations budgétaires serait présent sous la section Plan du projet de la page Détails.
Page de détails d'un projet avec les informations budgétaires
Voyons maintenant comment créer des activités.

Cliquez ici pour passer à la page suivante...