Page 3 sur 7 |

### Interprétation et utilisation du Moniteur des modifications Validation des histogrammes des objets de modification
Le Moniteur des modifications Windchill PDMLink présente une "vue du panneau de commandes" d'une opération de modification au sein de votre organisation ou pour un produit donné. Cette vue comporte des informations textuelles et graphiques qui reflètent l'état d'avancement et les résultats du processus de modification. Tout d'abord, trois histogrammes affichent des informations concernant les Rapports de problème, les Demandes de modification et les Avis de modification.
Histogrammes du Moniteur des modifications
Descriptions des fonctionnalités du Moniteur des modifications : Contrôler les changements de : Cette liste déroulante permet de filtrer la vue du Moniteur des modifications. Vous pouvez sélectionner l'intégralité du système ou un produit spécifique que vous souhaitez valider. Cette fonctionnalité permet d'optimiser la recherche et la validation des informations pertinentes en rapport avec l'analyse. Période du rapport : Définit la plage de dates associées aux informations dans le Moniteur des modifications. Histogrammes : Trois histogrammes sont proposés par objet de modification : rapport de problème, demande de modification et avis de modification. Chaque histogramme contient un récapitulatif mensuel sur une période de trois mois. Le statut ouvert et fermé est défini pour chaque objet de modification par mois. Ces informations sont utiles pour le suivi des tendances et la gestion des échéances de livraison pour le développement de produit. Le Moniteur des modifications est principalement utilisé par les administrateurs de modification qui ont la responsabilité de gérer le processus de modification et de fournir des valeurs métriques faisant état de l'avancement au Conseil de validation des modifications et au Conseil d'implémentation des modifications. Le fait d'encourager les équipes de produit à valider le Moniteur des modifications permet d'optimiser la communication et favorise l'implication dans le processus, particulièrement lorsqu'il s'agit des échéances de livraison. Nombre moyen de jours actifs : Indique le temps écoulé (en jours) depuis la création d'un objet de modification jusqu'à sa fermeture. Tous les rapports de problème actifs/demandes de modification/avis de modification : Ce lien permet d'obtenir des informations sur l'objet de modification individuel pendant la période de rapport. Consultons à présent quelques informations complémentaires dans le Moniteur des modifications.

Cliquez ici pour accéder à la page suivante...