Page 8 sur 16 | Précédent | Suivant

### Gestion des activités Association de plusieurs livrables à une activité Si l'option Lien de livrable avec les activités du projet n'est pas sélectionnée pour le projet, le chef de projet peut associer plusieurs livrables à une activité. Dans ce cas : Le % réalisé de l'activité n'est pas lié avec des livrables associés. Par défaut, le statut de l'activité est extrapolé à partir du statut des livrables associés. Cette valeur peut être manuellement remplacée. Par défaut, la fin estimée au de l'activité est liée avec la fin estimée au du livrable, la date de fin choisie étant la plus éloignée dans le temps. Cette valeur peut être manuellement remplacée. Dans cet exemple, Michelle Meadows associe deux livrables associés à l'activité Réviser la conception dans le projet Fournisseur - Composants caoutchouc. La fin estimée au de l'activité devient la fin estimée au du livrable le plus long. L'action Créer un livrable reste disponible de manière à pouvoir associer des livrables supplémentaires à l'activité. Dans la page Plan, une icône spéciale est utilisée pour indiquer que plusieurs livrables sont associés à l'activité.
Activité avec la date de fin estimée la plus longue
L'action Créer un livrable reste active
Icône Livrables multiples
Voyons maintenant comment les responsables et les ressources identifient les activités qui leur sont affectées.

Cliquez ici pour accéder à la page suivante...