Page 13 sur 16 | Précédent | Suivant

### Gestion des activités Gestion des activités en présence d'un suivi de coûts Lorsque des coûts sont suivis dans un projet, l'état Réalisé d'une activité est calculé à partir de la quantité d'effort consacré à l'activité et le montant total d'effort estimé pour exécuter l'activité. La quantité d'effort, Effort réel, est indiquée en heures. L'effort estimé est calculé sur la base de la durée de l'activité : 8 heures d'effort sont estimées chaque jour. Dans cet exemple, Michelle Meadows, la responsable de l'activité, met à jour le statut Terminer sur contrat. Les coûts sont suivis, donc plutôt que d'entrer une valeur absolue pour Réalisé, Michelle entre le nombre d'heures consacrées à l'activité jusqu'à ce jour. La valeur initiale de l'effort estimé est calculée à partir de la durée de 3 jours. Michelle peut également mettre à jour l'effort estimé si elle le juge nécessaire.
Effort estimé par défaut calculé à partir de la durée estimée
Le responsable de l'activité met à jour le statut en entrant l'effort réel
La valeur Réalisé est calculée à partir de l'effort réel et l'effort estimé
L'effort estimé peut être mis à jour
La valeur Réalisé est recalculée sur la base d'un nouvel effort estimé
Remarque :
Si le projet est exécuté en mode automatique, chaque ressource de projet est chargée de faire état de l'effort réel. Dans cet exemple, le projet est exécuté en mode manuel si bien que le responsable de l'activité fait état de l'effort réel au nom de toutes les ressources.
Voyons maintenant comment s'abonner à une activité.

Cliquez ici pour accéder à la page suivante...