Page 4 sur 8 |

### Création d'un plan Ajout d'activités récapitulatives dépendantes Pour créer une activité récapitulative dépendante de l'activité récapitulative générée à l'étape précédente, cliquez sur le lien Liste d'actions pour indiquer le nom de l'activité, puis choisissez Créer une sous-activité récapitulative. L'assistant de création d'une sous-activité récapitulative s'exécute.
Assistant de création d'une activité récapitulative dépendante
Entrez les valeurs souhaitées. Le responsable de l'activité récapitulative est le membre du projet qui veille au bon déroulement des activités dépendantes (respect des délais et du budget). La date de début estimée de l'activité récapitulative est, en général, dérivée de la première date de début de ses dépendances. Nous vous recommandons de ne pas indiquer de date de début. Celle-ci sera héritée. La date de fin de l'activité récapitulative est, en général, dérivée de la date de fin de ses dépendances. Cependant, une échéance peut indiquer une date à laquelle toutes les activités dépendantes doivent être terminées. Vous pouvez alors vous abonner à une notification de retard. Vous serez averti si l'activité n'est pas terminée au terme de l'échéance. Cliquez sur OK. La page Plan affiche la nouvelle entrée. Nous allons ensuite ajouter une activité dépendante à cette nouvelle activité récapitulative et inclure une relation de précédence pour étudier cette fonctionnalité.

Cliquez ici pour accéder à la page suivante...