Page 5 sur 8 |

1. ### Suivi du coût Mise à jour des ressources et rapport d'effort Vous avez appris comment ouvrir la fenêtre Mettre à jour l'activité pour le plan de projet. Nous allons maintenant mettre à jour les ressources et faire le rapport de l'effort effectué. Dans la fenêtre Mettre à jour l'activité, sélectionnez l'étape 2 intitulée Identifier les ressources afin d'affecter des ressources à l'activité sélectionnée. Utilisez les boutons Ajouter et Supprimer pour créer votre liste de ressources sélectionnées.
   Page Identifier les ressources
2. Une fois les ressources sélectionnées, cliquez sur l'étape 4 intitulée Modifier le statut pour faire le rapport de l'effort concernant les ressources sélectionnées. La page Statut affiche le pourcentage du travail effectué ou Réalisé, ainsi que le nombre d'heures d'effort réel et estimé concernant l'activité. Si l'effort réel dépasse l'effort estimé, l'effort estimé est défini automatiquement de manière à ce qu'il soit égal à l'effort réel. Le pourcentage de travail réalisé est calculé en divisant l'effort réel par l'effort estimé.
   Fenêtre Modifier le statut
3. Vous pouvez ajuster les valeurs d'effort estimé et d'effort réel des ressources tout au long de la durée de l'activité. Dans cet exemple, nous avons modifié la durée de l'effort réel de 0,0 à 5,0 heures. Cliquez sur OK pour appliquer les valeurs entrées.
   Statut après modification de l'effort réel
4. Ces mises à jour sont également répercutées dans la page Plan. Reportez-vous à la colonne Réalisé du tableau Activités pour consulter ces informations.
   La colonne Réalisé du tableau Activités indique l'effort et le statut
Vous avez mis à jour les informations de ressources et de statut de l'activité et vous avez affiché les informations de statut dans le tableau Activités du plan de projet.

Cliquez ici pour accéder à la page suivante...