Page 10 sur 16 | Précédent | Suivant

### Gestion des activités Gestion des activités en tant que responsable En tant que responsable d'activité, vous êtes chargé de gérer certains aspects de l'activité : Affectation ou mise à jour des ressources dédiées à l'activité Affectation ou mise à jour de la durée de l'activité Communication du risque relatif à l'exécution de l'activité Rapport de l'état d'avancement de l'activité Pour mettre à jour une activité : Accédez à la page Plan dans le projet. Sélectionnez la liste d'actions de l'activité à mettre à jour. Sélectionnez Mettre à jour dans Actions sur les activités du projet. Remarque : Vous pouvez également accéder à Mettre à jour dans la page Détails de l'activité. Dans cet exemple, Steve Jackson, le responsable de l'activité Concevoir les engrenages, met à jour la durée de l'activité, communique le risque et fait état du statut. Notez que la durée et le statut d'ensemble de l'activité récapitulative, Concevoir des composants métalliques, subissent l'impact de la modification de durée de l'activité Concevoir des engrenages.
Fin de l'activité Concevoir des engrenages actuellement estimée au 1er mars
Mise à jour de la durée
Communication du risque
Mise à jour du statut
Plan réalisé et durée mis à jour
Remarque : Les valeurs de risques ne sont pas extrapolées d'une activité enfant à une activité parent. Voyons maintenant comment gérer des activités en présence de livrables liés.

Cliquez ici pour accéder à la page suivante...