Page 4 sur 8 |

2. ### Suivi du coût Mise à jour d'une activité Le plan de projet contient des jalons, des activités, des activités récapitulatives et des sous-projets. Des ressources sont affectées à chaque activité du plan de projet. Vous allez apprendre comment afficher et effectuer le suivi de l'effort associé à ces ressources. Pour cela, vous devez tout d'abord mettre à jour l'activité. Cliquez sur Plan dans l'onglet Projet pour afficher le plan de projet. Les options du menu déroulant Vue courante vous permettent de filtrer les informations relatives au plan de projet. Sélectionnez Activités pour afficher uniquement les activités du projet.
   Commande d'affichage des activités
3. Dans la colonne Actions du tableau Activités, cliquez sur le lien Liste d'actions pour afficher le menu Actions pour l'activité de projet. Sélectionnez Mettre à jour.
   Actions sur les activités de projet
   La fenêtre Mettre à jour l'activité s'ouvre.
   Fenêtre Mettre à jour l'activité
Dans la fenêtre Mettre à jour l'activité, vous pouvez mettre à jour les ressources et les statuts, ce qui vous permet de déterminer l'effort et le coût. Nous allons ensuite mettre à jour les ressources et faire le rapport de l'effort pour ces ressources.

Cliquez ici pour accéder à la page suivante...