Précédent | Page 7 sur 9 | Suivant

Mise à jour des activités (suite)
La valeur "Indisponible" du Statut est passée à "Vert" car l'état d'avancement de cette activité est positif et la valeur de l'effort réel est passée à 16 heures. La valeur du pourcentage de réalisation de l'activité correspond au pourcentage de l'effort réel (heures) en fonction de l'effort estimé ou planifié (heures). Le pourcentage affiché est le pourcentage qui a été calculé avant l'application des modifications effectuées dans cette boîte de dialogue. On considère que l'activité est terminée (elle apparaîtra comme telle dans la page Plan du projet) une fois que l'effort estimé est égal à l'effort réel. Lorsque l'effort réel dépasse l'effort estimé, un avertissement apparaît :
Avertissement relatif à l'effort estimé
Lorsque les modifications générales de l'activité sont terminées, cliquez sur OK. L'état d'avancement de l'activité et la valeur du pourcentage de réalisation doivent être modifiés à partir de la page Plan. L'activité récapitulative parente de l'activité qui a été modifiée doit refléter la valeur cumulée de la sous-activité. Remarque : Nous n'avons pas abordé l'étape 4 , Identifier le risque, mais sachez que le risque peut être mis à jour de façon à refléter une valeur de la liste déroulante des plages de valeurs de gravité. Les membres d'un projet et les chefs de projet peuvent filtrer les objets afin de n'afficher que ceux dont le risque est Elevé ou Très élevé. Ils peuvent ainsi se concentrer sur la gestion de ces risques.

Précédent | Accueil | Suivant