Page 6 sur 8 |

### Création d'un plan Ajout de jalons Nous allons ajouter un jalon à notre exemple. Dans le tableau Plan du projet, cliquez sur le lien Liste d'actions de la dernière activité. Cliquez sur Ajouter un jalon dans le menu déroulant. L'assistant de création d'un jalon s'exécute.
Assistant de création d'un jalon
Entrez les valeurs requises. Dans le champ Prédécesseurs, ajoutez les dépendances aux autres noeuds ou activités du plan. Dans notre exemple, un prédécesseur a été choisi. Cela signifie que l'activité terminée doit aboutir à l'acceptation de la spécification avant que le jalon soit atteint. Si le champ Démarrage estimé au n'est pas renseigné, les activités et les jalons débuteront le plus tôt possible. Le champ Durée est lié aux jalons et fait référence au nombre de jours. Nous vous conseillons de laisser ce champ vide. En général, les jalons identifient un point dans le temps ; aucune durée ne leur est associée. Si aucune durée n'est spécifiée, Windchill ProjectLink suppose une durée nulle (0 jours). Cliquez sur OK. La page Plan comprend désormais une séquence chronologique avec un jalon par défaut. Le jalon en question apparaît dans la zone de détails du Plan du projet.
Page Plan mise à jour avec un jalon

Cliquez ici pour accéder à la page suivante...