Page 4 sur 6 |

### Importation d'un plan Mappage d'entités Microsoft Project 2000 vers des objets Windchill ProjectLink L'illustration ci-dessous présente un exemple de plan Microsoft Project lancé à l'aide de l'option Modifier dans Microsoft Project de la page Plan.
Fichier Microsoft Project 2000
Voici quelques exemples de colonnes du fichier .mpp et des informations sur leur mappage vers les objets Windchill Project : Statut : L'état d'avancement dans ProjectLink correspond au champ "Text24" dans Microsoft Project % achevé : Cette colonne correspond à "% travail achevé" dans Microsoft Project Durée : Il s'agit du champ "Durée" de Microsoft Project. Toutes les durées sont converties en fonction du jour le plus proche dans Windchill ProjectLink. Prédécesseurs : Il s'agit du champ "Prédécesseur" de Microsoft Project. Seules les relations entre prédécesseurs de début et de fin sont prises en charge par Windchill ProjectLink. Responsable : Il s'agit du champ "Contact" de Microsoft Project. Le nom et l'adresse électronique des ressources et responsables de tâches (contacts) dans Microsoft Project correspondent à ceux des ressources et membres de l'équipe dans ProjectLink. Si ce champ n'est pas renseigné, le responsable sera l'utilisateur à l'initiative de l'importation. Noms de ressources : La colonne Ressources correspond au champ "Noms ressources" de Microsoft Project. (Voir description ci-dessus). Si le nom de la ressource n'a aucune correspondance dans ProjectLink, un trait de soulignement suivi d'un point d'interrogation "_?" s'ajoutent au nom dans Windchill ProjectLink. Vous pouvez utiliser la commande Remplacer un utilisateur pour identifier une ressource de substitution lorsque vous modifiez une équipe. Enfin, Windchill ProjectLink prend en charge les matières, les équipements, les installations et les personnes. Les informations sur une ressource prises en charge par Windchill ProjectLink incluent : Les coûts standard L'utilisation maximale Le coût d'utilisation Les informations sur une ressource qui ne sont PAS prises en charge par Windchill ProjectLink incluent : Les calendriers de ressources Les taux de rémunération des heures supplémentaires Les libellés Les codes

Cliquez ici pour accéder à la page suivante...